سامان‌گرفتن اگو مشهد گرفتار ۳ دهه وعده مسئولان | با راه‌اندازی یک تصفیه‌خانه تا سال ۱۴۰۵ مشکل اگو حل خواهد شد

شهرآرا قول‌های بی‌سرانجام مسئولان در ۳ دهه گذشته درباره پروژه اگو را بررسی کرد.

کد خبر: ۱۹۸۱۹۸

تاریخ : ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۲

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز به وعده‌های خود پایبند باشید. اگر وعده‌ای دادید و به‌واسطه برخی مشکلات، امکان تحقق آن میسر نشد، این موضوع را به مردم توضیح دهید و از آنان عذرخواهی کنید تا اعتماد مردم خدشه‌دار نشود. این تأکید نمونه‌ای از تأکیدات مقام معظم رهبری به مسئولان نظام است.

روند لاک پشتی اجرای اگو در مشهد با قدمت سه دهه، گلایه‌ها و پیامک‌های شهروندان مشهدی به روزنامه مبنی بر اجرانشدن این پروژه در برخی خیابان‌ها و معابر مشهد و کمبود اعتبارات از جمله محور‌های مهم مربوط به شبکه جمع آوری فاضلاب شهری مشهد پس از گذشت سی سال است. باتوجه‌به رسالت روزنامه شهرآرا، تصمیممان بر آن است که در صفحه صدای مردم این روزنامه، نیم‌نگاهی به قول‌های ریزودرشت مسئولان به مردم درباره مهم‌ترین پروژه‌ها یا قول‌هایی که به فراموشی سپرده شده است و درگذر زمان خاک می‌خورد، بیندازیم.

۱۳۶۸
تصویب پروژه

۱۳۷۲
شروع پروژه

۴۳۰۰  کیلومتر
طول پروژه (با افزوده شدن حاشیه مشهد به رینگ داخلی)

۱۳۹۵
پایان اعلامی پروژه در ابتدای اجرا

اردیبهشت ۱۳۸۱
اسماعیلیان، معاون وقت برنامه‌ریزی شرکت آبفا: حدود ۹۰۰ کیلومتر از شبکه در دو قسمت شرق و غرب مشهد لوله گذاری و قسمتی از آن به بهره برداری رسید.

بهمن ۱۳۹۱
سید حسن شاه عالمی مدیر عامل شرکت آبفای وقت: پروژه‌های فاضلاب شهر مشهد انتهای سال ۹۲ به پایان می‌رسند.

اردیبهشت ۱۳۹۴
یونس مظاهری‌زاده، معاون وقت مهندسی و توسعه آبفا: رینگ داخل مشهد تا سال ۹۵ به پایان می‌رسد.

۱۳۹۵
شروع وعده‌ها با پایان سررسید قول‌های قبلی

آذر ۱۳۹۷
بابک امیرسرداری، مدیر وقت امور اجرایی طرح‌های فاضلاب شرکت آبفا:طرح جمع آوری فاضلاب در غرب و هسته مرکزی شهر مشهد تقریباً رو به اتمام است؛ بنابراین تمرکز شرکت آبفا بر حاشیه شهر خواهد بود.

آبان ۱۳۹۹
حسین اسماعیلیان، مدیرعامل شرکت آبفای مشهد: طرح اگوی مشهد تا سال ۱۴۰۲به پایان خواهد رسید.

آبان ۱۴۰۰
اسماعیلیان: اجرای حدود ۶۳۵ کیلومتر باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب مورد نیاز مشهد مربوط به محدوده‌های طبرسی، شهرک‌های رجائی و باهنر و... است. در این راستا اجرای باید ظرفیت تصفیه خانه‌های فاضلاب توسعه یابد.

مرداد ۱۴۰۱
حاجی‌آبادی، معاون بهره‌برداری و توسعه فاضلاب شرکت آبفای مشهد: بخش‌های باقی‌مانده مربوط به حاشیه مشهد است.

خرداد  ۱۴۰۲
حاجی آبادی، معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آبفای مشهد: ۱۴۰۵ پرونده اگو در حاشیه مشهد بسته می‌شود. پیشرفت حاضر ۳ هزار و ۳۶۵ کیلومتر است.

آذر ۱۴۰۲
مهرمادر، پنجتن و بخشی از بولوار طبرسی همچنان چشم انتظار اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب است.

{$sepehr_key_25993}

تازه‌ترین قول مسئولان برای پایان اگو، سال ۱۴۰۵

آخرین و تازه‌ترین قول برای اجرای اگو در مشهد، مربوط‌به مهدی حاجی‌آبادی، معاون بهره‌برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب‌وفاضلاب مشهد است. او این قول را اوایل خرداد امسال و در تریبون مردم و مسئولان شهرآرا به ساکنان محله مهرمادر داد. معاون بهره‌برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب وفاضلاب مشهد در این بازدید گفت که از مشکلات ساکنان محله مهرمادر، پنجتن و طبرسی‌شمالی اطلاع دارد و از شرایط این محلات، بازدید میدانی کرده است.

حاجی‌آبادی یک دلیل برای کندی روند اجرای طرح در محلات باقی‌مانده آورد و گفت: باتوجه‌به شرایط خاص جغرافیایی و  خاکی که  در این محدوده وجود دارد، امکان اتصال به شبکه اگوی مشهد و تصفیه‌خانه‌های فعلی آن وجود نداشت، بنابراین باید برای محلات مهرمادر، پنجتن و طبرسی‌شمالی یک تصفیه‌خانه جدید و مجزا ایجاد می‌شد. نکته‌ی که باید صادقانه گفت، این است تا زمانی که تصفیه‌خانه برپا نشود، امکان جمع‌آوری فاضلاب وجود ندارد، بنابراین هر قولی بدون سرانجام است.

حاجی‌آبادی به هزینه‌های سنگین ساخت تصفیه‌خانه  نیز اشاره کرد و افزود: ساخت هر مترمربع تصفیه‌خانه، به ۲۰ میلیون تومان اعتبار نیاز دارد. برای ساخت هزار مترمربع تصفیه‌خانه، با در نظر گرفتن سایر هزینه‌ها ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز  است. پروژه تصفیه‌خانه طبرسی ۳۶ ماهه است و  ازتیرماه  سال گذشته شروع شده است.

وی ادامه داد: تمام تلاش ما این است که تا سال ۱۴۰۵ پروژه را تمام کنیم. با  اتصال این مناطق باقی‌مانده، می‌توان گفت که پرونده اگوی مشهد نیز بسته خواهد شد.