آخرین وضعیت مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی شهر مشهد | به‌زودی بولوار امام‌خمینی(ره) به بولوار نماز وصل خواهد شد

رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد گفت: پروژه تقاطع غیرهم‌سطح انقلاب اسلامی و اتصال بولوار امام‌خمینی(ره) به بولوار نماز، پایان تیرماه در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

کد خبر: ۳۴۱۸۲۶

تاریخ : ۰۷ تير ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۵

نوشته

مجید نژادحسین امروز (۷ تیر ۱۴۰۴) در گفت‌و‌گو با شهرآرانیوز، درخصوص آخرین وضعیت پروژه‌های مهم شهر مشهد اظهار کرد: پروژه انقلاب اسلامی در دو فاز تعریف شده که فاز شمالی آن شامل میدان انقلاب و دسترسی پایانه است که سال گذشته در دسترس مردم قرار گرفت.

وی افزود: فاز دوم در بخش جنوبی اصل پروژه و شامل دو قسمت است که بخش اول جنوب شرقی پروژه یعنی اتصال اصلی انقلاب به نماز و سمت شرق رمپ و لوپ‌ها و بخش دوم قسمت غربی است. بخش شرقی تا پایان تیرماه در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد و بخش غربی را دو ماه بعد، در شهریورماه، تحویل می‌دهیم.

نژادحسین درخصوص پروژه میدان امام‌حسن(ع) نیز عنوان کرد: تجهیز کارگاه این پروژه و روتبال درختان انجام شده، عملیات خاک‌برداری نیز به صورت شبانه‌روزی در حال انجام است. فعلاً پروژه در مرحله خاک‌برداری قرار دارد و به‌محض پایان این مرحله، سایر موضوعات انجام می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: پروژه از نیمه دوم اسفندماه شروع شده بود و در حال حاضر، ۱۲ تا ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. تمام تلاش ما این است تا پایان سال در اختیار شهروندان قرار گیرد.

{$sepehr_key_133439}

وی با اشاره به نهضت آسفالت در مشهد تصریح کرد: عملیات اجرایی نهضت آسفالت از مردادماه سال گذشته شروع و تا امروز در طول ۱۱ ماه، سه میلیون و ۳۰۰ هزار مترمربع از معابر آسفالت شد. ۸۰۰ هزار مترمربع آن نیز در تیرماه انجام می‌شود تا هدف‌گذاری چهار میلیون مترمربعی به اتمام برسد. برای سال آینده نیز پیش‌بینی آسفالت ۵ میلیون مترمربع از معابر را داریم.

نژادحسین درباره آخرین وضعیت پروژه ایوان سلام گفت: عملیات اجرایی پروژه ایوان سلام در پایانه مسافربری امام‌رضا(ع) تا پایان مردادماه تکمیل خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص پروژه پل چپ‌گرد بولوار شاهنامه به بزرگراه پیامبراعظم(ص)، بیان کرد: قرارداد این پروژه اواخر اسفندماه در شورا تصویب شد. اکنون در مرحله اجرای شمع، گمانه‌زنی‌ها و تجهیز کارگاه قرار دارد و پیشرفت فیزیکی آن ۷ درصد است. پیش‌بینی ما این است که دهه فجر به بهره‌برداری برسد.

وی خاطرنشان کرد: در بزرگراه هاشمی‌رفسنجانی، دو دوربرگردان تعریف می‌شود که مطالعات آن تمام شده و عملیات اجرایی آن تا پایان شهریورماه شروع می‌شود. در بزرگراه پیامبراعظم(ص)، یک پل چپ‌گرد بولوار شاهنامه به این بزرگراه و چهار پروژه دیگر تعریف خواهیم کرد که مطالعات آن تا پایان شهریورماه یا مهرماه تکمیل و عملیات اجرایی آن در دی یا بهمن شروع خواهد شد.