مهلت یک هفته‌ای رئیس کمیسیون اصل ۹۰ برای افتتاح اورژانس بیمارستان پیامبر اعظم (ص) | اولتیماتوم به وزیر بهداشت

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ درپی پیگیری شهرآرا درخصوص تأخیر افتتاح اورژانس بیمارستان پیامبر اعظم (ص) به وزارت بهداشت مهلت یک هفته‌ای داد.

کد خبر: ۴۱۴۶۸۴

تاریخ : ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ استاندار خراسان رضوی در حاشیه نخستین جلسه شورای اداری استان در سال ۱۴۰۵ و در نشست جمعی از نمایندگان رسانه‌های استان، خواستار آن شد که موضوعات مهم و بر زمین مانده استان تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری شود. پروژه‌هایی که سال‌هاست مانند زخمی کهنه، بر پیکره این استان باقی‌مانده و برخی از آنها به‌دلیل نیمه‌‎کاره‌ماندن، موجب واردشدن ضرر و زیان فراوان و ازبین‌رفتن بخشی از منابع استان شده است.

در همین راستا و برای سرعت‌بخشیدن به اجرای این پروژه‌ها، روزنامه شهرآرا روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه در گزارشی به کم‌وکیف پروژه بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی پیامبر اعظم (ص) واقع در شرق مشهد پرداخت. بیمارستانی که ۱۰ سال پیش، قرار شد در یک پروسه زمانی چهارساله ساخته شود و آن‌گونه که به نظر می‌رسد، با روند فعلی به سرانجام نمی‌رسد.

تأمین برق؛ دلیل افتتاح‌نشدن بخش اورژانس بیمارستان

آن‌گونه که معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نوروز سال گذشته و در جریان بازدید از این پروژه بیان کرده بود، قرار بود پروژه ساخت این بیمارستان به‌عنوان یکی از اولویت‌های وزارت بهداشت با سرعت بیشتری دنبال شود و استاندار خراسان رضوی نیز ابراز امیدواری کرد که لااقل بخش اورژانسی بیمارستان تا سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد.

اما اوایل این هفته، رئیس اداره نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفت‌و‌گو با وبدا اعلام کرد که بخش اورژانس این پروژه به سرانجام رسیده و آماده افتتاح است و به محض رفع مشکل تأمین برق، افتتاح شده و در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

علی رحیمی‌مؤمن همچنین بیان کرد که برای رفع مشکل برق این بخش از پروژه، پیگیری‌های لازم از طریق مسئولان شرکت برق انجام شده تا هرچه سریع‌تر، خدمات آن به زائران و مجاوران رضوی ارائه شود.

بیمارستان برای تأمین برق، اقدام اجرایی نداشته است

سخنگوی شرکت توزیع برق مشهد در پاسخ به خبرنگار شهرآرا درباره دلیل تأمین‌نشدن برق بیمارستان از سوی این شرکت، گفت: اولین مکاتبه دانشگاه علوم پزشکی مشهد با شرکت توزیع برق مشهد، به ۱۷آبان‌ماه سال گذشته بازمی‌گردد که تقاضای ارائه خدمات برق را مطرح کردند.

با توجه به اینکه مجموعه بیمارستان به برق با ولتاژ بالا نیاز دارد، نیاز بود که کمیسیون فنی شرکت توزیع برق مشهد در این زمینه تشکیل شود. کمیسیون، اوایل آذرماه برگزار شد و پس از تبادل‌نظر درباره مباحث فنی، شرایط لازم برای برق‌دارشدن آن محل و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز به مجموعه بیمارستان منعکس شد.

علیرضا کاشی افزود: با وجود آنکه پیرو این مکاتبه، چند مکاتبه دیگر نیز برای پیگیری موضوع انجام شد، پاسخی از دانشگاه علوم پزشکی منعکس نشد و درنهایت، در ۱۸اسفندماه، مجموعه دانشگاه در مکاتبه مجدد با شرکت توزیع برق مشهد، مشخصات فنی مورد درخواست ما در مکاتبات را اعلام کرد. بر اساس این نامه، کمیسیون فنی شرکت توزیع برق مشهد دوباره و در فاصله کمتر از یک هفته تشکیل شد و موارد موردنیاز برای برقراری انشعاب به بیمارستان اعلام شد. از جمله این موارد و الزامات، ارائه تعهد محضری برای فضای پست توزیع برق بود.

وی در ادامه گفت: این نامه با وجود مکاتبه مجدد شرکت برق پیرو موارد قبلی در ۲۰فروردین‌ماه، تاکنون بدون پاسخ مانده و شرایط لازم از سوی مجموعه بیمارستان فراهم نشده است و آنچه هم که بوده، در حد همین نامه‌نگاری مختصر بوده است. ضمن این، مدیر برق منطقه نیز در محل بیمارستان حاضر شده و موفق به ملاقات با مسئول مرتبط در محل ساخت بیمارستان نشده است.

سخنگوی شرکت توزیع برق مشهد تأکید کرد: موضوع سلامت جامعه و تأمین برق بیمارستان، خط قرمز ماست و در اولویت قرار دارد. وقتی مکاتبات مردمی برای اشتراک برق خانگی در مدت کمتر از یک هفته پاسخ داده می‌شود، حتما مکاتبات در زمینه موضوع مهمی مانند بیمارستان نیز با اولویت بیشتر پیگیری می‌شود.

با وجود همه این مسائل و مشکلات موجود، تمام توان و همت خود را برای موضوع سلامت و درمان مردم به کار می‌گیریم. اما اجرای این موضوع، مستلزم پیگیری خود دانشگاه علوم پزشکی بوده که با توجه به روندی که بیان شد، هنوز فقط روی کاغذ باقی مانده است.

ما آمادگی لازم را برای برق‌رسانی به بیمارستان داریم. اما این‌کار، مستلزم اجرای موارد فنی از سوی نماینده بیمارستان و دانشگاه علوم پزشکی است. حتی درباره این موضوع، جلسه‌ای با حضور فرماندار مشهد برگزار شده و موارد لازم اعلام شده است.

برق اورژانس تأمین شده است!

با پیگیری‌های مکرر، خبرنگار شهرآرا موفق به گفت‌و‌گو با رئیس اداره نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دلایل پیگیری‌نشدن درخواست انشعاب برق از سوی دانشگاه شد. اما در فاصله ۴۸ ساعت از انتشار گزارش قبلی روزنامه، معاون مدیر فنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به شهرآرا گفت: برق بخش اورژانس تأمین شده است!

پودینه افزود: موارد خدماتی از جمله آب، برق و گاز بخش اورژانس تأمین شده و مشکلی وجود ندارد. پیمانکار این مجموعه از یک انشعاب موقت برق استفاده می‌کرد که فعلا همان انشعاب برای فعالیت وجود دارد. چون بخش اورژانس قرار است در حد یک کلینیک افتتاح شود و همان انشعاب برق موقت، پاسخگو است.

وی در ادامه گفت: مقداری از کار‌های جزئی بخش باقی مانده و در حال تجهیز است. تجهیز بخش که انجام شود، بخش اورژانس قابل افتتاح است. از نظر فنی، ما آماده هستیم و مشکلی وجود ندارد. اما در ادامه حوزه درمانی و پشتیبانی نیز باید موارد لازم را برای آغاز به کار بخش فراهم کنند. تا آنجا که در جریان مسائل تجهیز بخش هستم، این‌کار نیز در جریان است. پس از تجهیز، این بخش افتتاح می‌شود.

پودینه درباره اظهارات رئیس اداره نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد درباره تأمین‌نشدن برق اورژانس، گفت: شاید اعلام‌نظر برای افتتاح این بخش، مربوط به حوزه فنی کار بوده است. شاید هم ایشان در ارتباط با سایر حوزه‌های درمانی و پشتیبانی، این موضوع را مطرح کرده است. اینکه بخش چه زمانی افتتاح می‌شود، باید از همکاران بپرسیم و اعلام کنیم.

{$sepehr_key_212625}

مشکل افتتاح‌نشدن بخش اورژانس، چیزی جز سوءمدیریت نیست.

اما نماینده مردم مشهد و کلات و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مشکل افتتاح‌نشدن بخش اورژانس را چیزی جز سوءمدیریت نمی‌داند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین نصرا... پژمان‌فر در گفت‌و‌گو با شهرآرا گفت: مشکل افتتاح‌نشدن بخش اورژانس بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی، چیزی جز سوءمدیریت نیست. اعتبارات لازم برای راه‌اندازی آن تأمین شده و برای نیروی انسانی موردنیازش نیز پیش‌بینی لازم صورت گرفته است.

وی تأکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی باید درباره راه‌اندازی‌نشدن بخش اورژانس این بیمارستان، پاسخگو باشد. این همه زمان گذشته و هزینه شده و با وجود این، تعلل شده و افتتاح صورت نگرفته است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین پژمان‌فر در ادامه گفت: بخش اورژانس این بیمارستان در آخرین وعده‌ای که مسئولان دانشگاه علوم پزشکی در سال گذشته داده بودند، قرار بود قبل از تعطیلات فروردین افتتاح شود. این موضوع چند روز به تعویق افتاد. دو هفته پیش دوباره اعلام کردند که بیمارستان تا هفته آینده افتتاح می‌شود. دانشگاه علوم پزشکی باید برای آغاز‌نشدن فعالیت بیمارستان پاسخگو باشد.

وی تأکید کرد: در صورت راه‌اندازی‌نشدن بخش اورژانس بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی در این هفته، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ادای توضیح به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی فراخوانده خواهد شد و وزیر باید پاسخ دهد که چرا با وجود تأمین امکانات لازم، هنوز اورژانس این بیمارستان راه‌اندازی نشده است.